
#Statusbericht KW18 - TextureSync

Sehr geehrter Herr Nikolaropoulos,

hier der Statusbericht der vergangenen Woche TextureSync.

#Vergangene Arbeitswoche

##Server
Lukas Fürderer hat das Persistence Module implementiert.
Robin Willmann erstellte das Grundgerüst des kompletten Servers.
Das Netzwerkprotrokoll wurde im Server implementiert.

##Client
Jannik Seiler und Hendrik Schutter erstellten das Grundgerüst des Clients.

##Feindesign - UI-Elemente
Jannik Seiler erstellte das Dokument. Hendrik Schutter ergänzte.

##Review alle Design Dokumente auf Grundlage der Rückmeldung vom 01.05.
###Beispiele zur Suche
###After-Date zur Suche hinzugefügt
###Client checkt Query explizit
###Suchergrbnis bei leerem Query ergänzt
###Fehlermeldungen im Pflichtenheft ergänzt
###Doppelte Bestätigung beim Löschen im Pflichtenheft beschrieben
###Import im Pflichtenheft beschrieben
###Mehrfachaktionen gelöscht

##Planung
In der Planung des Projektes wurden die erledigten Aufgaben aktualisiert. 

#Nächste Arbeitswoche

##Feindesign fertigstellen (UI Elemente)

##Milestone End of Design 

##Suche auf dem Server implementieren

##MainView des Clients implementieren

#Aktuelle Informationen über das Projekt

##Website mit aktuellem Projektplan: https://planner.mosad.xyz/TextureSync.html

##Repository mit Code und Dokumenten: https://git.mosad.xyz/localhorst/TextureSync

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gern bei uns melden. 


Mit freundlichen Grüßen

Hendrik Schutter und Team TextureSync




