Charter
e-Commerce
Version	1.0.0
Datum	19.10.2019
Autor	gesamtes Team
Projektmitglieder	Robin Willmann, Hendrik Schutter, Lukas Fürderer, Jannik Seiler, Danny Huber, Hannes Huber, Philipp Schweizer

Allgemeines
Projekt	e-Commerce
Kunden	Online Händler (Shop)
Benutzer	Endkunden, Mitarbeiter des Händlers
Problem	Umständliche Bestellprozess
Ziel	Einfache Bestellung
Kriterien
Wichtigste Funktionen	Artikel bestellen (Endkunde) Artikel bei Lieferant bestellen (Shop) Lagerverwaltung Kundenverwaltung Lieferantenverwaltung Artikelverwaltung Rabatt/Bonusprogramm für Endkunden Status der Bestellung (Endkunde) Status der Lieferung an Betreiber des Shops Kommunikation per Mail (no reply) Statistik Seite (Bestellungen, MwSt., Lagerbestände), täglich
Akzeptanzkriterien	Einheitliche GUI sicher gegen Manipulation schneller und einfacher Bestellprozess (3 Klicks) mehrere tausend Artikel und Kunden möglich Artikel durchsuchbar (Name, Art. Nummer) sortierbar nach Preis Artikelbilder
Vorgehensweise
Phasen	V-Modell
Treffen	wöchentlich im Team, mindestens einmal bei Abnahme mit Kunden
Prioritäten	Limitation Zeit Optimieren Inhalt Akzeptieren Kosten
Deadline	Abgabe: 22. Juni 2020
Risiken
Projekt	unzureichende Aufwandsschätzungen Schwierigkeiten beim Implementieren der Web-UI
Produkt	Datenverlust (technisch) Manipulation Falschlieferung, falsche Abrechnung, Bonuspunkte nicht gutgeschrieben Server-Ausfall Differenz Buchhaltung, Lager
Klassifizierung
Größe	riesig
Prioritäten	wichtig für Kunden
(Produkt-)Risiko	mittel
Profitabilität	Pizza
Technologie-Ebene	mittel, reif
Erfahrung	nein, jedoch Teilerfahrung in einzelnen Aspekten
Einschränkungen
Zahlung nur auf „Kreditkarte“, keine echte Zahlungsabwicklung
Simulierte Lieferanten
Deutsche Kunden

Changelog
Version	Änderung
1.0.0	Charter erstellt
e-Commerce Charter ⸬ Version Seite 3/3